جزئیات پیشرفت ۴۵ درصدی پروژه پتروشیمی دهدشت

در مجمع‌عمومی عادی سالیانه شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، مدیرعامل و نایب‌رئیس هیئت‌مدیره این شرکت، گزارشی جامع از آخرین وضعیت پیشرفت پروژه پتروشیمی دهدشت تا پایان خردادماه ۱۴۰۴ ارائه داد.

کد خبر: ۳۱۵۰۳۴

تاریخ: ۲۹ تير ۱۴۰۴ - ۱۵:۵۷

اقتصاد ۲۴- محمد شکری با بیان اینکه پروژه پلی‌اتیلن سنگین دهدشت با ظرفیت ۳۰۰ هزار تن در سال یکی از طرح‌های کلیدی در جنوب کشور محسوب می‌شود، اعلام کرد: «تا پایان خردادماه، پیشرفت فیزیکی پروژه به ۴۴.۸ درصد رسیده و این دستاورد نتیجه تلاش شبانه‌روزی تمامی همکاران، پیمانکاران و حمایت سهام‌داران بوده است.»

مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت اظهار داشت: «پیشرفت مهندسی طرح به ۹۱.۹ درصد، پیشرفت بخش سیویل و ساختمانی به ۶۸.۲ درصد، پیشرفت فعالیت‌های نصب و پیش راه‌اندازی تجهیزات به ۱۸.۵ درصد رسیده است.»

وی گفت: «همچنین بخش تدارکات و خرید کالا‌ها ۴۳.۱ درصد و فعالیت‌های خارج از طرح ۴۱ درصد پیشرفت داشته‌اند و فرایند آموزش و تجهیز نیروی انسانی نیز مطابق برنامه با ۲۲.۹ درصد پیشرفت دنبال شده است.»

مدیرعامل پتروشیمی دهدشت تصریح کرد: «شرکت صنایع پتروشیمی دهدشت، با سهام‌داری عمده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (۶۹.۵ درصد)، پتروشیمی ممسنی، پتروشیمی کازرون و سایر مجموعه‌ها، سرمایه‌گذاری بالغ بر ۱۸۴ میلیون یورو و ۱۲۴ هزار میلیارد ریال را برای این پروژه اختصاص داده و پیش‌بینی می‌شود پروژه با تکمیل فاز‌های اجرایی، در نیمه نخست سال ۱۴۰۶ به بهره‌برداری برسد.»

محمد شکری خاطرنشان کرد: «در شرایطی که تأمین منابع، خرید تجهیزات و مدیریت عملیات اجرایی با چالش‌هایی همراه بوده، همدلی گروه اجرایی و حمایت سهام‌داران کلیدی موجب تداوم حرکت مطلوب پروژه شده و ما متعهد هستیم با شفافیت و تلاش مضاعف، این پروژه ملی را تا موعد مقرر به بهره‌برداری برسانیم.»

گفتنی است محل اجرای این طرح در شهرستان دهدشت، استان کهگیلویه و بویراحمد بوده و خوراک اصلی آن از طریق پتروشیمی گچساران تأمین خواهد شد. سرویس‌های جانبی مورد نیاز نظیر گاز، آب خام، برق و بخار نیز برنامه‌ریزی و تأمین شده است.

در این مجمع همچنین بر تداوم تلاش برای افزایش سرعت پیشرفت عملیات اجرایی و حمایت از نیروی انسانی بومی تأکید شد و روزنامه‌های ایران و دنیای اقتصاد به‌عنوان روزنامه‌های رسمی این شرکت انتخاب شدند.