چمن و زمین و زمان علیه استقلال و پرسپولیس

انتقاد‌ها از وضعیت ورزشگاه آزادی دوباره شدت گرفته است. چند هفته‌ای می‌شود که بحث نبود امکان میزبانی استقلال و پرسپولیس در این استادیوم تاریخی تبدیل به سوژه اصلی فوتبال ایران شده است.

کد خبر: ۳۲۷۵۷۷

تاریخ: ۳۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۱۲:۰۳

اقتصاد۲۴- فصل جدید لیگ برتر هم در حالی آغاز شده که تیم‌های پرطرف‌دار استقلال و پرسپولیس به مانند نیم‌فصل اول دوره گذشته امکان میزبانی دیدار خانگی خود در ورزشگاه آزادی را ندارند و در ورزشگاه شهدای شهرقدس از حریفان خود میزبانی می‌کنند. همین موضوع باعث اعتراض و ناراحتی اعضای دو تیم سرخابی شده و آنها به‌دفعات اعلام کرده‌اند که مسابقه در شهرقدس حکم بازی خارج از خانه را برای این دو تیم دارد.

این در حالی است که محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی، هفته گذشته در گفت‌وگویی به‌نوعی آب پاکی را روی دست سرخابی‌ها ریخت تا مشخص شود این دو تیم حالاحالا‌ها نباید انتظار میزبانی در آزادی را داشته باشند. ثابت‌قدم در این خصوص تأکید کرده بود تعمیر و آماده‌سازی ورزشگاه آزادی تا پایان سال ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت تا مشخص شود تا یک سال و نیم دیگر هم ورزشگاه بزرگ پایتخت خارج از دسترس خواهد بود و استقلال و پرسپولیس باید دنبال ورزشگاه دیگری باشند.

انتقاد‌های دوباره از وضعیت آزادی

انتقاد‌ها از وضعیت ورزشگاه آزادی دوباره شدت گرفته است. چند هفته‌ای می‌شود که بحث نبود امکان میزبانی استقلال و پرسپولیس در این استادیوم تاریخی تبدیل به سوژه اصلی فوتبال ایران شده است. موضوعی که هواداران دو تیم را حسابی عصبانی کرده است. در هر صورت ورزشگاه‌های تختی و شهرقدس علاوه بر اینکه از چمن مناسبی برای برگزاری دیدار‌های فوتبال در سطح حرفه‌ای برخوردار نیستند، از لحاظ گنجایش هواداری و مسیر رفت‌وآمد تیم‌ها و تماشاگران نیز مشکلات و محدودیت‌هایی را بر آنها ایجاد کرده و باعث شده است تا دامنه این اعتراضات به آماده نشدن ورزشگاه آزادی به دیدار‌های هفته‌های اخیر بکشد.

این در حالی است که میزبانی حداکثری سرخابی‌ها بالغ بر ۴ دهه در ورزشگاه آزادی از لحاظ تاریخی و فرهنگی ریشه‌دار شده و استقلال و پرسپولیس نه‌تنها با جوّ و فضای این ورزشگاه عجین هستند، بلکه بخش بزرگی از هویت هواداری خود را مدیون آزادی می‌دانند. همین سابقه طولانی باعث شده است که ترک عادت برای بازیکنان و هواداران دو تیم بسیار دشوار باشد و آنها احساس کنند بازی در هر ورزشگاه دیگری نوعی محرومیت از خانه اصلی‌شان به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید:درجا زدن استقلال در لیگ برتر

در میانه این اعتراض‌ها محمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگه‌داری اماکن ورزشی با اظهارات خود نشان داد که اوضاع به این زودی‌ها درست نخواهد شد. همان‌طور که اشاره کردیم او تأکید کرده که روند آماده‌سازی و بازسازی آزادی تا پایان سال ۱۴۰۵ طول خواهد کشید. این یعنی یک سال و نیم دیگر هم باید استقلال و پرسپولیس دنبال زمین دیگری برای میزبانی باشند. ثابت‌قدم روز گذشته هم گفته بود که سه‌شنبه همین هفته بازدیدی از ورزشگاه خواهد داشت تا گزارش عملی از روند کار‌ها ارائه دهد. او البته قول داد که کار با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند، اما به طور شفاف اعلام کرد که بازگشت آزادی به چرخه بازی‌ها فعلاً در دسترس نیست هرچند تلاش دست‌اندرکاران برای تسریع در این امر ادامه دارد.

کار روی سکو‌های ورزشگاه ادامه دارد

یکی از اصلی‌ترین بخش‌های بازسازی آزادی مربوط به سکوهاست. طبق اطلاعاتی که به دست آمده ضلع غربی ورزشگاه کامل شده و حدود یک‌سوم پروژه را پوشش داده است؛ بنابراین اکنون تمرکز اصلی روی سکو‌های شمالی و جنوبی است. این سکو‌ها به طور کامل تخریب شده‌اند و کارگران در حال نصب بتن‌های پیش‌ساخته یا همان گرادیان‌ها برای بازسازی پله‌ها و نشیمن‌ها هستند. بعد از تکمیل این بخش، نوبت به ضلع شرقی خواهد رسید که در حال حاضر صندلی‌های آن باز شده و آماده تخریب و مقاوم‌سازی است. مسئله زمان‌بندی، اما پیچیده است. کارشناسان می‌گویند اگر قرار باشد در طول بازسازی بازی هم در آزادی برگزار شود، زمان زیادی از دست می‌رود. هر مسابقه باعث می‌شود دو روز قبل و دو روز بعد کار متوقف شود. سال گذشته که ۳۰ بازی همزمان با بازسازی برگزار شد، حدود ۱۲۰ روز یا چهار ماه زمان از دست رفت. همین موضوع دلیل اصلی تصمیم وزارت ورزش بود که دیدار‌های لیگ دیگر در آزادی برگزار نشود تا پروژه به‌موقع به پایان برسد.

تغییر دستور و تجربه سال گذشته

سال گذشته وزیر ورزش دستور داده بود که همزمان با بازسازی آزادی، دیدار‌های تیم‌های استقلال و پرسپولیس در لیگ برتر هم در این ورزشگاه انجام شود. همان زمان هم خیلی‌ها معتقد بودند این تصمیم متناقض است. با این حال همان فشار باعث شد ضلع غربی زودتر از موعد تکمیل شود. اما حالا رویه عوض شده است. مسئولان پروژه می‌گویند اگر دوباره اجازه برگزاری بازی داده شود، تحویل ورزشگاه در پایان سال ۱۴۰۵ هم غیرممکن خواهد شد. به همین دلیل تصمیم گرفته‌اند فقط در موارد خاص مثل دیدار‌های ملی یا مسابقات بزرگ لیگ مثل دربی، آزادی باز شود و در سایر مواقع در‌های ورزشگاه بسته بماند.

پروژه نور و تغییرات مهم

یکی دیگر از بخش‌های مهم بازسازی آزادی مربوط به سیستم نور است. هنوز این بخش اجرایی نشده، اما قرارداد آن امضا شده و قرار است چراغ‌های گازی قدیمی که مربوط به دهه‌ها قبل هستند، با سیستم مدرن ال‌ای‌دی جایگزین شوند. تفاوت اصلی این است که در سیستم جدید در صورت قطع برق، پروژکتور‌ها کمتر از یک ثانیه دوباره روشن می‌شوند. اما در مدل گازی باید زمان زیادی منتظر ماند تا لامپ‌ها خنک شوند. این تغییر هم الزام کنفدراسیون فوتبال آسیاست و هم برای استاندارد‌های بین‌المللی ضروری محسوب می‌شود. چراغ‌های جدید روی همان دکل‌های قدیمی نصب خواهند شد، اما کیفیت و سرعت عملکرد آنها کاملاً متفاوت خواهد بود.

وضعیت چمن ورزشگاه

چمن آزادی هم یکی دیگر از مشکلات اصلی است. عمر چمن فعلی به پایان رسیده و نیاز به تعویض کامل دارد. البته تعویض صرفاً شامل زمین چمن ورزشگاه نمی‌شود بلکه زیرسازی آن هم باید تغییر کند. این موضوع هنوز وارد مرحله عملی نشده، اما در دستور کار قرار دارد. کارشناسان می‌گویند این بخش از پروژه حساس است و باید در زمانی انجام شود که دیگر سکو‌ها و بخش‌های اصلی تقریباً تکمیل شده باشند.

احتمال برگزاری دیدار‌های بزرگ در آزادی

یکی از سؤال‌های مهم هواداران این است که آیا دیدار‌های ملی یا مسابقات حساس لیگ مثل دربی در آزادی برگزار می‌شود یا نه؟ در این خصوص شنیده می‌شود تا امروز هیچ ابلاغ رسمی از وزارت ورزش یا فدراسیون فوتبال به دست مسئولان پروژه و مدیران ورزشگاه آزادی نرسیده است. با این حال کارگران همچنان روی ضلع شمالی و جنوبی به‌شدت مشغول فعالیتند. این در حالی است که گفته می‌شود اگر قرار باشد دربی یا دیدار‌های ملی در آزادی برگزار شود، تنها امکان استفاده از سکو‌های غربی وجود خواهد داشت. همین موضوع باعث می‌شود صحنه ورزشگاه از نظر بصری جذاب نباشد و بسیاری از سکو‌ها به‌خاطر عملیات تخریب خالی بماند. جالب اینکه در این صورت نمای بصری ورزشگاه که فضای روبه‌رو خالی از تماشاگر خواهد ماند، فضایی مانند ورزشگاه تختی را که فاقد سکو‌های روبه‌رو است برای بیننده تلویزیونی تداعی خواهد کرد!

ورود ضلع شرقی به پروژه

پس از پایان کار سکو‌های شمالی و جنوبی، نوبت به ضلع شرقی خواهد رسید. در هر صورت کار روی سکو‌های شمالی و جنوبی در حال انجام است و فقط مقاوم‌سازی آنها باقی می‌ماند که این هم امری زمان‌بر است. از سوی دیگر صندلی‌های این بخش پیش از این باز شده و شرایط برای تخریب و مقاوم‌سازی فراهم شده است. اما زمان ورود دقیق آن به پروژه بستگی به سرعت کار در شمال و جنوب دارد. مسئولان پروژه امیدوارند با توجه به توقف کامل برگزاری دیدار‌های عادی و کم‌تماشاگر سرخابی‌های لیگ برتر، این روند با سرعت بیشتری پیش برود.

وعده پایان تا ۱۴۰۵ چقدر جدی است؟

همه اینها در حالی هستند که ثابت‌قدم به‌تازگی اعلام کرده بودجه دریافتی از دولت برای اتمام پروژه محدود بوده و درصورتی‌که در این امر تسریع صورت بگیرد بازسازی ورزشگاه آزادی نیز به‌سرعت انجام خواهد شد. این بدان معناست که سرعت کار به شکل مستقیم به تأمین اعتبارات بستگی دارد و اگر منابع مالی کافی در اختیار پروژه قرار گیرد، بخش‌های باقی‌مانده مانند سکو‌های شرقی، سیستم نور و تعویض چمن با شتاب بیشتری پیش خواهد رفت. در غیر این صورت احتمال دارد روند بازسازی همچنان طولانی شود و وعده تحویل ورزشگاه در پایان سال ۱۴۰۵ نیز با، اما و اگر‌های جدی مواجه شود.