شروع مجدد عملیات اجرایی در پروژه‌های نیایش و فرمانیه

معاون فنی و اجرایی و عضو هیئت‌مدیره شرکت صبا نفت، از آغاز مجدد عملیات اجرایی پروژه‌های نیمه‌تمام این شرکت خبر داد و گفت: با هدف‌گذاری انجام‌شده، پروژه نیایش در سال آینده تکمیل می‌شود و پروژه فرمانیه نیز تا پایان امسال وارد فاز جدید پیشرفت خواهد شد.

کد خبر: ۳۳۸۴۱۷

تاریخ: ۲۶ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۲

اقتصاد ۲۴- سعید ابوالفتحی، معاون فنی و اجرایی و عضو هیئت‌مدیره شرکت صبا نفت، از پروژه‌های نیایش و فرمانیه بازدید کرد. این پروژه‌ها پس از چندین دوره توقف و عدم پیشرفت اجرایی مناسب با تصمیمات اتخاذ شده و رفع چالش‌ها دوباره وارد فاز اجرایی شده‌اند.

در بازدید از پروژه نیایش، جلسه‌ای با حضور پیمانکاران بخش‌های مختلف برگزار شد. تمامی عوامل کارگاهی، از مدیر پروژه تا دیگر اعضای تیم، در این جلسه حضور داشتند و نکات مهم برای پیشبرد اهداف و تکمیل پروژه بر اساس برنامه زمان‌بندی طراحی شد.

پس از پایان بازدید پروژه نیایش، معاون فنی و اجرایی به پروژه فرمانیه مراجعه و در آنجا نیز جلسه‌ای برگزار کرد تا آخرین نکات مربوط به روند پیشرفت این پروژه نیز مورد بررسی قرار گیرد.

ابوالفتحی در تشریح وضعیت پروژه‌ها گفت: پروژه‌های نیایش و فرمانیه به دلیل مشکلات قراردادی متعدد و توقف عملیات اجرایی در بخش‌های مختلف، نیازمند بازنگری دقیق بودند. با یاری خداوند، سیاست گذاری هیئت‌مدیره و حمایت‌های مدیرعامل محترم، برآورد اجرای کار‌ها با دقت انجام شد و مناقصه‌های لازم برگزار گردید.

وی افزود: از این هفته، عملیات اجرایی پروژه‌ها پس از وقفه دوباره آغاز شده و تلاش ما بر این است که مطابق برنامه زمان‌بندی پیش برویم تا پروژه‌ها در موعد مقرر به بهره‌برداری برسند.

ابوالفتحی درباره سابقه پروژه نیایش توضیح داد: این پروژه از شهریور ۱۳۹۲ آغاز شده و پیمانکاران متعددی در آن فعالیت داشته‌اند. در حال حاضر، پروژه ۸۲ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. ابتدای سال جاری، به دلیل پایان قرارداد پیمانکار اصلی، پروژه متوقف و پیمانکار قبلی مشمول ماده ۴۸ شد که عملاً کار را به حالت تعلیق درآورد.

وی ادامه داد: برای ادامه عملیات اجرایی، با برنامه‌ریزی دقیق، تأمین متریال و انتخاب پیمانکاران جدید، پروژه دوباره فعال شد. با تلاش همکاران در بخش‌های مختلف معاونت، پیمانکاران جدید پس از برگزاری مناقصات مختلف انتخاب شدند و عملیات اجرایی آغاز گردید.

ابوالفتحی تأکید کرد: همه تلاش ما این است که این پروژه سنواتی در سال آینده تکمیل و وارد مرحله بهره‌برداری شود.

وی درباره پروژه فرمانیه گفت: این پروژه از شهریور ۱۴۰۰ آغاز شده و کارفرمای آن شرکت سروک آذر است. در حال حاضر، پروژه ۳۷.۳ درصد پیشرفت فیزیکی دارد. از تیرماه سال جاری، به دلیل ضعف جدی اجرایی و درخواست پیمانکار برای خروج از فرآیند نصب اسکلت فلزی و پایان قرارداد، عملیات اجرایی متوقف شده بود.

معاون فنی و اجرایی هیئت‌مدیره شرکت صبا افزود: پس از تعیین تکلیف پیمانکار قبلی و برگزاری مناقصه، پیمانکار جدید انتخاب شد و هم‌اکنون عملیات سازه در این پروژه آغاز شده است.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری انجام‌شده این است که سازه پروژه فرمانیه تا پایان سال جاری تکمیل شود و همزمان برنامه‌ریزی‌های لازم برای آغاز جبهه‌های کاری دیگر نیز به طور جدی در حال پیگیری است. پیش‌بینی شده است طی شش‌ماهه دوم سال، سایر جبهه‌های کاری فعال شوند و پروژه فرمانیه با سرعت و جدیت بیشتری پیش رود.

ابوالفتحی همچنین به پروژه کیش اشاره کرد و گفت: این پروژه از سال ۱۳۸۷ آغاز شده و درصد پیشرفت فیزیکی در ابتدای دوره فعالیت مدیریت جدید، ۶۵ درصد بوده است.

وی افزود: پیمانکار قبلی که در برج ۷ یا ۸ سال گذشته انتخاب شده بود، تا برج ۳ امسال مطابق برنامه باید ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی می‌داشت، اما تنها ۴ درصد پیشرفت محقق شد. با تعیین تکلیف پیمانکار قبلی، مراحل اجرایی پروژه ادامه یافت و تنها طی سه ماه گذشته، ۳.۵ درصد پیشرفت فیزیکی به ثبت رسیده است. کارفرمای این پروژه شرکت صبا نفت می‌باشد.

ابوالفتحی درباره پروژه کیان‌پارس اهواز نیز گفت: این پروژه از سال ۱۳۹۲ آغاز شده و درصد پیشرفت فعلی آن ۶۵.۲ درصد است و کارفرمای آن شرکت صبا نفت می‌باشد.

وی افزود: از برج ۹ سال گذشته به دلیل مشکلات قراردادی، عملیات اجرایی متوقف شده بود. با برگزاری جلسات متعدد با پیمانکار، تعیین تکلیف کار‌های ستادی و تنظیم صورت‌جلسات مربوطه، پروژه دوباره فعال شد و همان پیمانکار قبلی مجدداً مشغول به کار گردید.

ابوالفتحی با اشاره به دیگر برنامه‌های اجرایی گفت: علاوه بر فعال‌سازی پروژه‌های نیمه‌تمام و سنواتی که سال‌ها به طول انجامیده‌اند و برنامه‌ریزی برای اتمام آنها طی یک سال آینده در دست اقدام است، پروژه هتل پنج‌ستاره ملک‌الشعرای مشهد نیز که از طرح‌های صندوق بازنشستگی نفت محسوب می‌شود، پس از انجام برآورد‌های لازم در حال برگزاری مناقصه است و به سبد پروژه‌های اجرایی شرکت اضافه خواهد شد.

وی تأکید کرد: برنامه ما این است که در نیمه دوم سال جاری، چند پروژه مشارکتی و تعدادی پروژه واگذارشده از طریق مذاکره نیز وارد چرخه کار شوند تا سبد پروژه‌های در حال اجرای صبا نفت به‌طور چشمگیری افزایش یابد.